Вчера в конце рабочего дня провел очередную планерку на стройке Дворца спорта. Кровельные работы подрядчики завершили на всех корпусах. По отделке фасадов чуть отстают от графика. Договорились, что в ближайшее время наверстают: практически все материалы поступили, на следующей неделе будет увеличено количество рабочих.

До конца этого месяца планируют завершить монтаж инженерных коммуникаций, а на ледовой арене – установку оборудования.

Продолжаются отделочные работы, благоустройство прилегающей территории.

Работы ещё много, сроки сжатые. Попросил строителей не подвести. #Калужскаяобласть #Дворецспорта #ШапшаВВинстаграм
