Неделя была насыщенной. Остались незавершенные рабочие планы. Поэтому сегодня после голосования провел планерки на объектах строительства и благоустройства в Калуге. 

Проверил, как идут работы по укреплению склона около 2-й очереди музея космонавтики. На нижнем уровне забивка свай завершена, на верхнем - подрядчик планирует завершить работы через три недели. 

А на стройке Дворца спорта сейчас ответственный этап: стыковка целого ряда строительных и монтажных работ. На следующей неделе прибывают дополнительные силы, в том числе инженерные. Нужно оптимально распределять ресурсы, оперативно решать вопросы с недостающими материалами.

Строители планируют на следующей неделе закрыть все стыки на кровле, а  до 1 октября закрыть тепловой контур, чтобы погодный фактор не влиял на ход работ.

В водном комплексе идёт укладка плитки. В чаше 50-метрового бассейна работы завершены, на следующей неделе бригады приступают к отделке прыжкового бассейна. Также плиточный работы продолжаются в детском бассейне.

#Калужскаяобласть #Калуга #набережная #дворецспорта #ШапшаВВинстаргам
