Вечером проехал по строительным площадкам областного центра, проверил ремонт дорог.

Укрепление склона около 2-ой очереди музея космонавтики завершается. Осталось установить 35 свай, до 20 октября эти работы должны быть завершены. А в первой декаде ноября подрядчики планируют закончить устройство подпорной стены.

На стройке Дворца спорта уже дополнительно трудится 40 человек, основное подкрепление прибудет в ближайшее время. Посмотрели, как движутся работы во всех корпусах спорткомплекса, как идет оборудование подземной парковки. Тороплю подрядчиков с завершением фасадных работ. Планируют на следующей неделе управиться.

Практически все дорожные работы в областном центре завершены. До конца недели полностью будут закончен ремонт дорог на ул. Горького и Энгельса. А вот на ул. Салтыкова-Щедрина сроки затягиваются. Из-за некачественно выполненных работ подрядчику пришлось перекладывать асфальт. Во время планерки на объекте к нам подошла женщина, которая живет на этой улице. Высказала свои замечания. Все по делу. Подрядчики обязательно все исправят. Надо чтобы в результате выполнения работ было удобно всем: и водителям, и пешеходам, и жителям близлежащих домов. #Калужскаяобласть #ШапшаВВинстаграм
