Вчера проинспектировал ход работ на мосту через Войнингу по сигналу жителей в соцсетях.

Автомобилист пожаловался, что дорогу весной разворотили, поставили светофор, всё лето здесь были пробки, а активности строителей он ни разу не наблюдал. 

Почти 19 млн рублей предусмотрела область на приведение этого объекта в нормативное состояние. Одна сторона небольшого моста – около 45 м в длину, 11,5 м в ширину – ремонтируется с конца апреля. За 4,5 месяца, а это сезон активных дорожных работ, заказ выполнен только на 19 %. Подрядчик отстаёт от календарного графика чуть ли не на месяц! Окончание работ по контракту – 25 ноября!

Все объекты, в которые государство вкладывает деньги и которые влияют на качество жизни граждан, – на контроле у региональных властей. Длительное снижение пропускной способности моста недопустимо. Речь идёт о безопасности дорожного движения, о безопасности людей.

В августе направлено требование к подрядчику об уплате неустойки. Но это не стимулировало его ускориться. По результатам вчерашней инспекции я поручил Департаменту транспорта и дорожного хозяйства области обеспечить завершение работ на ремонтируемой стороне стороне моста до конца года (пусть решают с субподрядом), а на встречной полосе в 2021 году без единого дня задержки.  Под личную ответственность директора департамента.
