Сергей Ситников раскритиковал администрацию Костромы @gradkostroma за подходы в работе с подрядчиками. Губернатор проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в микрорайоне Черноречье. По контракту, подрядчик должен был завершить работы две недели назад. 
 
🥅 ФОК на стадионе школы №37 города Костромы строится по нацпроекту «Демография». В комплексе – универсальная спортплощадка, баскетбольное поле, уличные тренажёры. До сих пор всё это только в проекте. На объекте даже не завершено асфальтирование. Сергей Ситников назвал недопустимым такие подходы администрации Костромы к заключению муниципальных контрактов. 
 
☑️ Бюджетные средства на строительство были доведены до городского бюджета ещё в прошлом году. Однако подрядчика городские власти определили лишь в апреле 2021 года, к работам на школьном стадионе он приступил в июне. При этом профильный комитет включил ФОК в один крупный лот с ещё 29 городскими объектами, а при заключении контракта не составил график производства работ. 
 
💬 «Очень плохо выполнили свои служебные обязанности. Вы создали условия риска неисполнения контракта. Вы все объединили в один лот. Вы сделали синхронный график по всем объектам, чего быть не может. Требование региона при проведении всех контрактов – обязательное наличие графика проведения работ. Недостаточный контроль и неэффективные подходы в работе с подрядчиками со стороны администрации Костромы создали предпосылки для затягивания сроков реализации важных проектов», – подчеркнул Сергей Ситников. 
 
Губернатор поставил задачу провести служебную проверку в отношении сотрудников горадминистрации. По итогам будет принято решение о привлечении должностных лиц к ответственности. Работы на стадионе должны быть завершены к 14 ноября. На этот день уже назначена новая проверка. 
 
#КомандаСитникова 
#КостромскаяОбласть
