Продолжаются ремонтные и строительные работы на 28 улицах и перекрестках города, общей протяженностью 24,06 км. В целом работы идут успешнее, чем в прошлом году. И это даже с учетом приостановки и задержки начала работ в связи с коронавирусом. На сегодняшний день уложено 48% верхнего слоя асфальта, напоминаю, что срок окончания всех работ до 31 октября.
Самые серьезные нарекания вызывает работа подрядчика ООО СТК «Алаас» (Ибадов М.А.), это тот самый, которого я ругаю день через день. Не имея серьезного опыта дорожного строительства, этот подрядчик выиграл законные конкурсные процедуры и «нахапал» четыре серьезных объекта: улицы Петровского, Орджоникидзе, Свердлова и Курашова.
Конечно, ведем претензионную работу согласно законодательству за нарушение графиков, но важнее всего заставить его качественно и в срок закончить все работы.
Например, в понедельник наши технадзоры выявили у него серьезное нарушение: устройство асфальтобетонного слоя без предварительного распределения битумной эмульсии. Мы заставим его демонтировать уложенный асфальт на участке длиной 50 метров и шириной 3,5 метра.
Вы заметили, что продолжаются работы по благоустройству объектов прошлого года. Там тоже есть небольшие отставания, но они не критичные. До наступления холодов все работы должны завершить. 
Я хочу сказать еще раз спасибо всем, кто фиксирует те или иные нарушения работ подрядчиков. Параллельно эту работу проводит РосдорНИИ. Мы стараемся незамедлительно реагировать на такие сигналы.
#сарданаавксентьева #якутск #бкад #дорожноестроительство #всерешаетчеловек
