Дорожные работы этого года вышли на финишную прямую. Верхний слой асфальта фактически уложен на 99,82%. Но оплата нами произведена пока только на 44,1%, потому что у нас есть вопросы, как к качеству производства работ, так и к заполнению исполнительной документации. Всё подряд к оплате не принимаем. Также напоминаю, что у всех подрядчиков сроки контрактов до 31 октября. 

Самые большие проблемы, как я ранее вам и докладывала, по-прежнему с объектами ООО "Алаас" – это улицы Петровского, Орджоникидзе, Свердлова, есть замечания по Курашова. Ведем непрерывную претензионную работу: выписываем штрафы, выдаем предписания. 

Например, на улице Петровского 16 сентября нашими технадзорами @denis.stetsiuk зафиксированы продольные и поперечные неровности, на общей площади 1400 кв.м., а также отсутствие должного уклона, которое препятствует естественному водоотведению. На сегодняшний день данный участок демонтирован, после чего восстановлен в полном объеме. В данный момент ведутся работы по шлифовке швов в местах уложенного асфальтобетона. После их завершения проведем повторную проверку.

Сейчас переходим на этап завершающих работ по тротуарам, дорожной разметке, установке дорожных знаков и т.д. Совместно с прокурором города @prok_yakutsk Владиславом Денисюком @denisyukvv_ykt мы продолжим объезды и проверку всех объектов.

#сарданаавксентьева #якутск #бкад #всерешаетчеловек
