В Солнечном-2 продолжается строительство поликлиники.
⠀
На объекте выполнятся кирпичная кладка, завтра приступают к монтажу перекрытий 3-го этажа и выходят на кладку 4-го. Параллельно выполняется отделка. В ближайшее время на объект выходят электрики. По темпам строительных работ - отставаний нет.
⠀
К началу сентября планируется закончить возведение коробки здания.
⠀
На территории объекта обустроен дренаж, проложены трубы водовода. На следующей неделе приступают к проведению конкурса на поставку медицинского оборудования.
⠀
И по строительной и по медицинской части, в плане закупки оборудования, работы нужно вести активно. А также по благоустройству территории. Обязательно синхронизировать все виды деятельности. Работать быстро и качественно.
⠀
#Саратов #Солнечный2 #поликлиника #строительство
