Проверил, как идет строительство дома для врачей инфекционной больницы на 200 квартир. Возведение объекта идет в два этапа – первые шесть подъездов должны быть сданы уже весной этого года.
⠀
Раскритиковал низкие темпы строительства дома. Сейчас работы ведутся только на четырёх подъездах, а на оставшихся двух блок-секциях готово только основание.
⠀
Впервые за региональные ресурсы мы строим дом для врачей. Стоит задача завершить строительство первой очереди уже весной. Чтобы уложиться в этот срок, на стройке всё должно кипеть, пока позволяет теплая погода – а у вас на двух подъездах даже не началась кирпичная кладка. На объекте должно работать не менее 100 человек, а сейчас - всего 85. Подход надо изменить, параллельно со строительством вести отделку, а весной завершить благоустройство.
⠀
По словам подрядчика, с сегодняшнего дня будет усилена работа на отстающих секциях, планируется привлечь дополнительную бригаду.
⠀
Поручил зампреду Александру Соловьеву  контролировать исполнение «дорожной карты», чтобы первые 6 подъездов были сданы по графику.
⠀
#Саратов #домдлямедиков #инфекционнаябольница
