На объекте идут фасадные работы, началась облицовка стен плиткой, к зданию подведены газ, вода, тепло. Сейчас идет разводка внутренних коммуникаций, заливка полов, устройство внутренних перегородок. Стоит задача – до начала отопсезона закончить установку окон, чтобы пустить тепло. На объекте работает около 200 человек. Потребовал усилить работы по благоустройству территории, так как сейчас работает только одна бригада на площадь в 20 тыс.кв.метров. 

Ход работ не соответствует поставленной задаче. Мало людей на такой большой объем работ, которые, к тому же, можно вести одновременно. В здании 53 тыс.кв. метров, и контур надо закрыть уже до начала отопсезона, а для этого пока недостаточно рабочих. Внутри помещений также надо работать совершенно по-другому. Поэтому и исполнение пока что всего на 30% от выделенных ресурсов. 2022 год – ввод объекта, он на контроле федерального Минздрава. Мы должны оправдать оказанное нам доверие. 

#Саратовскаяобласть #строительство #онкоцентр
