На площадке онкологического центра провел встречу с подрядчиками, которые строят объект.
⠀
На первом блоке работы нулевого цикла завершатся к 15 августа. На втором и третьем - чуть позже, так как они самые сложные, из-за установки основного онкологического оборудования. Все 6 блоков будут выполнены в нулевом цикле до сентября. По словам подрядчиков - строительство идет в графике.

На площадке задействованы 4 башенных крана, с охватом всех возводимых блоков центра. Это позволило увеличить темпы строительства.
⠀
Задача - в этом году собрать коробку здания, поставить «тяжёлое» медоборудование, установить котельную и трансформаторную станцию. Уже подведено водоснабжение. Это позволит вести работы зимой.
⠀
На объекте трудятся 204 человека. В эти выходные добавятся ещё 70 строителей, а затем еще 20. К 15 августа на площадке будет до 300 рабочих.
⠀
Темпы строительства онкоцентра набраны. Необходимо их выдерживать и уделить особое внимание качеству работ.

#Саратовскаяобласть #онкоцентр #строительство #Саратов
