По итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год в Минкультуры России Счетная палата обратила внимание на низкую эффективность работы министерства по снижению объемов незавершенного строительства.

По сравнению с 2017 годом объем незавершенного строительства практически не изменился, на 1 января 2019 года он составил более 57 млрд рублей. Всего в составе незавершенного строительства Министерства и его подведомственных учреждений числится 223 объекта. На 21 объекте с общим объемом затрат более 1,2 млрд рублей работы приостановлены более чем на 6 месяцев без консервации.

На 1 января 2019 года из 25 объектов, запланированных на 2018 год, введен всего один. При этом из оставшихся 24 объектов 100% техническую готовность имели только три объекта.

Из 18 целевых показателей ФЦП «Культура России» не достигнуто три. Согласно докладу Минкультуры, направленному в Минэкономразвития, реализация Программы признана недостаточно эффективной.

#Счетнаяпалата #аудит #минкультуры
