Сегодня выступил на онлайн заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривали проекты государственных программ.

В части госпрограммы «Охрана окружающей среды» отметил риски, связанные с организацией 
и проведением исследований в Арктике, а именно - строительством ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», которое планировалось завершить в 2020 году. Из-за переноса сроков поставки оборудования, в том числе из-за санкций, сейчас освоено только 6% средств (0,2 млрд. рублей из выделенных на эти цели в 2020 году 3,1 млрд. рублей).  
Существует большая вероятность, что средства, направленные на строительство платформы в этом году, не будут освоены. При этом финансирование проекта в следующем году не предусмотрено.

Из общей суммы расходов госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» порядка 70% средств планируется направить регионам в виде субвенций на исполнение ими переданных полномочий (на 2021 год – 29,6 млрд. рублей).
Однако механизм определения объемов субвенций остается непрозрачным.

В части госпрограммы «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов» мы ежегодно отмечаем невысокий уровень расходов. Так, в 2018 году он составил 88,5%, в 2019 – 87,1%. Риски неисполнения расходов сохраняются и в текущем году. По состоянию на 1 октября исполнение составило 58,2% (34,7 млрд рублей). При этом, Росводресурсам запланировано строительство 5 новых объектов на более чем 10 млрд рублей. По всем объектам отсутствует утвержденная ПСД. А это риски неосвоения капвложений. Вместе с тем, из ФАИП исключен объект с высокой степенью готовности – «Элистинское водохранилище». Оно строилось с 2011 года, общая стоимость вложений - 1,5 млрд рублей. Соответсвенно запланированный на 2022 год срок ввода в эксплуатацию осуществлен не будет.

#счетнаяпалата #аудит #Госдума
