С опережением сроков и без потери качества – именно так проходит строительство нашего нового детского сада на улице Фрунзе.

Понимая востребованность объекта, рабочие стараются выполнить максимальный объем работ, тем более что погода - на стороне подрядчика.
В настоящее время строительная готовность объекта – 11%, вместо плановой в 9,4%. Завершается «нулевой цикл» и обустройство колонн подземной части, выполнена наружная гидроизоляция стен подвала, на 50% закончена опалубка и армирование подземной части.
С 10 ноября подрядчик переходит к старту возведения 1 этажа. 

Особое внимание на стройплощадке уделено соблюдению всех эпидемиологических норм безопасности – от утреннего фильтра до масочного режима. Здоровье и безопасность рабочих – это приоритет.

#Серпухов #нашеПодмосковье #ПодмосковьеТерриторияПеремен #переменывсерпухове #КомфортнаяГородскаяСреда
