Проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, которые строят в рамках плана комплексного развития города.
⠀
3 этап строительства Регионального центра развития спорта – Центра сложнокоординационных видов спорта – завершится во втором полугодии 2021 года.  Комплекс должны были ввести в эксплуатацию еще в декабре прошлого года, но срок пришлось сдвинуть. Отставание составляет 166 дней.
⠀
Необходимо решить вопрос с отделкой стен гимнастического зала: проектировщики не заложили в стоимость штукатурку, предполагая, что краску нанесут прямо на бетон. Чтобы соблюсти технологию, краевому минстрою надо изыскать более 20 млн рублей.
⠀
Более проблемная стройка - детский больничный комплекс. Здесь много что обещали, но не сделали до нас. В ходе строительства оказалось, что не учли многих требований к учреждению здравоохранения, не расчитали затраты на оборудование. О выделении дополнительного финансирования министерству здравоохранения региона нужно договариваться на федеральном уровне.
⠀
Дополнительные деньги требуются и на ремонт стадиона «Авангард». Изначально реконструкция оценена в 445 млн рублей. Но и-за роста цен на материалы и расширения перечня необходимых работ стоимость увеличилась на 240 млн рублей.
⠀
Все вопросы финансирования проблемных объектов будем решать совместно с профильными ведомствами после возвращения в Хабаровск.
