Весь день работал в Тольятти. Главная тема приезда – дороги. Во время моего последнего визита на место строительства транспортной развязки на трассе М-5 «Урал», подрядчик разбирался с сетевиками «МРСК Волги» о переносе ЛЭП, из-за чего сдвинулись сроки открытия. Тогда же подрядчику обозначил, что если не ускорится, то будем разговаривать по-другому. На сегодня строители завершили монтаж балок, устройство опор и бетонируют пролётные конструкции, где потом будет асфальт. На следующей неделе встретимся по ВКС и по дням распишем завершение работ, чтобы их ускорить и избавить жителей от неудобств.
⠀
После развязки доехал на автодорогу Тольятти – Ягодное, где идёт реконструкция. Изначально на объект не было предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, но после того, как провёл переговоры с Правительством РФ, поддержку получили. Сейчас дорожники переносят сети коммуникаций и строят путепроводы к ОЭЗ Тольятти. Позже здесь начнётся также строительство ж/д ветки до ОЭЗ. Поставил задачу подрядчику синхронизировать процесс с железнодорожниками. После реконструкции дорога будет четырёхполосной, поможет в реализации инвестпроектов, а в будущем станет частью транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».
⠀
Пока был в городе, проверил завершение ремонта ул. Победы. В год 75-й годовщины Великой Победы улицу начали приводить в порядок в первую очередь. До конца следующей недели дорожники нанесут разметку и установят остановки. Всего же в Автограде благоустроим 17 участков дорог.
