Провел совещание на стройплощадке новой школы в Кеми. Сейчас здесь идут работы по бетонированию фундамента, основания пола и стен подвала. 

Поскольку школа монолитная, то работы по заливке бетона — основные. На площадке установлен бетонный завод. Из общего объема заливки (а это 12 тысяч кубов) сейчас залито две с половиной тысячи. Поставил задачу к августу выйти на заливку в объеме тысяча кубов в месяц. Соответственно, если выдержать этот темп, то к апрелю-маю следующего года мы должны закончить общестроительные работы по заливке бетона и перейти к внутренней отделке. 

Сейчас на объекте работают 60 человек. На следующей неделе застройщик увеличит численность рабочих еще на 20 человек.

Также сделаны очень важные, но не всегда заметные обывателю работы: в котельной на улице Энергетиков для нужд школы и больничного городка смонтированы 3 новых механизированных котла, установлено современное насосное оборудование. Это важно, потому что строить новую большую школу, рассчитывая на старую инфраструктуру, нельзя. 

И отвечая на самый часто задаваемый вопрос «Когда достроим школу?», обозначу 2023 год. Добавлю, что к подрядчику претензий нет. Компания «СтройГрупп» выполняет все взятые на себя обязательства, имеет большой положительный опыт строительства подобных объектов по всей России. И сейчас, столкнувшись с ошибками проектировщиков, которые не учли выход скальных пород, продолжает работы на площадке и готова наверстать отставание. Для наглядности ниже выкладываю небольшое видео, на котором хорошо видно, как выступают скалы — они существенно выше уровня подвальных помещений. Сейчас строителям придется исправлять эти ошибки — новый проект уже готов. При этом обязательно доведем до конца вопрос ответственности проектировщиков за фактически подложный проект.

#НашаКарелия #Нацпроекты
