Продолжается строительство школы в поселке Деревянка Прионежского района. Объект непростой. Компания, которая возводит здание, столкнулась с рядом трудностей, что привело к некоторой задержке в графике работ. Сказались и низкие температуры зимой, и проблема с грунтовыми водами – с ними строители боролись всю весну. Безусловно, повлияла и ситуация с ковидом: болели люди, подводили поставщики. А тут еще и цены на строительные материалы существенно выросли, причем это мировая тенденция.

Тем не менее, подрядчик намерен нарастить темпы работ. Сейчас идет заливка фундамента. Во второй половине месяца планируется приступить к монтажу первого этажа. Чтобы сократить отставание графика, предложил перейти на двухсменный режим работы. Тем более, что почти сразу с возведением стен строители планируют параллельно начать работы по инженерным сетям, отделке, благоустройству территории.

В свою очередь, если в решении вопросов потребуется урегулировать какие-либо бюрократические формальности, окажем всю необходимую помощь.

#ОбразованиеКарелии
