Продолжаю контролировать ход строительства Перинатального центра в Петрозаводске. Сегодня был на стройплощадке, оценил, что удалось сделать подрядчику за две прошедших недели с момента нашей предыдущей встречи. Завершаются работы по установке вентиляции, отделке помещений, благоустройству территории, монтируются лифты. Завтра ждем первую машину со смонтированным медицинским оборудованием. Для активизации строительства по моему поручению на объекте увеличено количество рабочего персонала еще на 50 человек. Уже на завершающем этапе стройки выяснилось, что у Роспотребнадзора есть ряд претензий к самому проекту Перинатального центра. Среди них - отсутствие душевой в реанимации, столовой в дневном стационаре, нехватка туалетов в помещениях, несоответствие высоты потолков санитарным нормам. Считаю, работа надзорного ведомства проведена поверхностно – документ, содержащий претензии, составлен без ссылок на конкретные нормативы СанПина. Дал поручение провести дополнительную экспертизу с участием представителей Минздрава, Роспотребнадзора и подрядчика. #карелия
