Проверил, как идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске. К сожалению, результаты пока не радуют: подрядчик – компания «Алвани СПб» – не соблюдает сроки работ и не может выполнить взятые на себя обязательства. 

Только сейчас строители заканчивают заниматься витражами и кирпичной кладкой – то есть тепловым контуром здания и до сих не приступили к устройству внутренних коммуникаций и отделочным работам.

Также подрядчик не завершил работы по благоустройству. Из-за неоднократных ошибок при установке бордюра рабочие до сих пор не приступили к укладке асфальта. Есть риски, что контракт в этом году так и не будет выполнен. 

Управление капитального строительства уже выставляло компании «Алвани СПб» претензии и штрафы, но, видимо, этих мер оказалось недостаточно. Поручил Министерству строительства республики составить еженедельный график сдачи работ по ФОКу.  Комплекс в Медвежьегорске будет достроен и откроет двери для местных жителей, но произойдет это уже в следующем году. 

Однако ситуации с недобросовестными подрядчиками в республике не единичны. В этом году в антимонопольную службу уже направлены ходатайства по пяти организациям о включении их в реестр недобросовестных поставщиков. По некоторым случаям возбуждены уголовные дела. 

Наша задача – создать в Карелии практику, при которой любые нечестные действия повлекут для нерадивых подрядчиков серьезную ответственность, вплоть до уголовной. Желающие легко заработать, а не выполнять свои обязанности по контракту в полном объеме, должны исчезнуть с рынка госзаказа Карелии.

#НашаКарелия
