В продолжение предыдущего поста. Несколько иная ситуация, к сожалению, на строительной площадке школы в Соловьиной роще. На данный момент налицо значительное отставание от графика производства работ. И тому есть ряд объективных причин, которые на первоначальном этапе никак нельзя было спрогнозировать. Одна из ключевых - рост цен на стройматериалы, потребовавший корректировки ПСД. С учетом важности данного объекта я дополнительно выделил из регионального бюджета более 90 миллионов рублей, чтобы завершить строительство в обозначенные ранее сроки. 
 
Но есть и явные недоработки со стороны самого подрядчика, связанные с дефицитом трудовых ресурсов, которые отчасти можно объяснить пандемией коронавируса. И тем не менее. Меня категорически не устраивает количество работающих на объекте строителей и единиц техники. При таком серьезном отставании это недопустимо! Их должно быть намного больше. 
 
Обозначил перед представителем компании-подрядчика свою позицию, предупредив, что если мы не увидим качественного изменения подходов – в первую очередь, речь идет об увеличении штата работников и ускорении темпов строительства - Администрация региона в случае сохранения угрозы срыва сроков сдачи объекта в нынешнем году будет вынуждена расторгнуть с ними контракт.
