Хотел сегодня побывать на запланированном приеме в эксплуатацию здания новой начальной школы в р.п. Тереньга, но...
Завершение строительства задерживается. Основные виновники (по мнению ответственных чиновников) ковид, изменение проекта котельной и отсутствие необходимого количества рабочих-строителей в Тереньге.
Официально срок сдачи перенесён на 20 дней. По моим оценкам новая школа распахнёт свои двери не ранее 1 сентября следующего года.
В любом случае федеральные деньги придётся вернуть в Федеральный бюджет, чтобы затем попытаться получить их назад в марте-апреле 2021.
Надеюсь, что никому не придёт в голову идея оплатить незавершенные работы (около 20%) под некие гарантии застройщика.
Попробую проработать с профильным федеральным министерством вопрос по более быстрому сроку возврата средств на достройку.
